در بازديد اعضاي کميسيون عمران مجلس از طرح آبرساني به بستك و جناح مطرح شد؛

آب 2 شهر و 39 روستاي غرب هرمزگان تامين می‌شود

مديرعامل آبفاي هرمزگان گفت: با اجراي طرح آبرساني از چارك به بستك و جناح، جمعيتي بالغ بر ۷۶ هزار نفر در قالب ۳۹ روستا و دو شهر بستك و جناح در مجموع با نياز آبي ۲۳۲ ليتر بر ثانيه از آب شرب مورد نياز بهره‌مند خواهند شد.

کد خبر: ۲۶۹۸۰

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۱

به گزارش عصرپرس از وزارت نیرو، "امين قصمي" در بازديد رئيس و اعضاي کميسيون عمران مجلس از طرح آبرساني چارك به بستك و جناح، گفت: اين طرح در قالب چهار فاز شامل؛ احداث سامانه نمک زدايي با ظرفيت ۸۰۰۰ متر مکعب توسط سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اجرا شده و دارای كلكتور اصلي انتقال، اجراي مسيرهاي فرعي و فاز اضطراري طرح است.

به گفته وي، در حال حاضر سامانه نمك زدايي در مرحله تائيد قيمت و ابلاغ عقد قرارداد است و از 66 كيلومتر خط انتقال در فاز دوم اين طرح، حدود 17 كيلومتر آن كار شده است، همچنين عمليات احداث مخزن بتني خط الراس به حجم 2500 متر مكعب نيز با 20 درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجراست.

وي ادامه داد: احداث ۱۱ هزار مترمكعب مخزن ذخيره و پمپاژ، احداث ۴ باب ايستگاه پمپاژ، نيرورساني به ايستگاه‌هاي پمپاژ شماره 2 و 3 به طول 24 كيلومتر از ديگر پروژه‌هاي در حال اجراي كلكتور اصلي انتقال بوده و مجموع پيشرفت فيزيكي اين فاز 26 درصد است.

پيشرفت 39 درصدي فاز اضطراري طرح

قصمي همچنين به پروژه‌هاي فاز اضطراري طرح آبرساني به بستك و جناح از آب شيرين‌كن چارك اشاره كرد و گفت: اين فاز شامل اجراي 35 كيلومتر خط انتقال از نقطه اتصال خط محرم تا مخزن ورودي شهر جناح، اجراي دو باب ايستگاه پمپاژ شماره 2 و 3، برق رساني به ايستگاه هاي پمپاژ شماره 2 و 3 به طول 14 كيلومتر و تكميل 2 باب مخزن خط الراس شماره 1 و 2 است كه هم اكنون با 39 درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجراست.

مديرعامل آبفای استان هرمزگان در رابطه با اعتبارات اين طرح نيز گفت: اعتبار کل طرح 5 هزار و 500 ميليارد يال است كه تاكنون 350 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده و 191 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است. همچنين جهت تكميل فاز اضطراري پروژه نيز نيازمند دو هزار 200 ميليارد ريال هستيم.

مشكلات و راهكارهاي اجراي طرح

قصمي با اشاره به برخي مشكلات فني، اعتباري و حقوقي اجراي فاز اضطراري اين طرح تصريح كرد: در صورت عدم رفع اين مشكلات عملاٌ امكان تكميل فاز اضطراري تا پايان سال جاري وجود ندارد.

وي همچنين عدم تخصيص رديف اعتبار ملي- استاني، عدم تكميل جاده دسترسي منطقه جناح-خور-چارك و عدم توافق با شركت نفت و گاز پارس جهت اجراي خطوط لوله در حريم و عبور عرضي خط گاز 256 اينچ كيش را از جمله چالش هاي پيش روي اجراي فاز اضطراري بيان كرد.

قصمي در پايان اظهار داشت: براي رفع اين چالش ها نيازمند راهکارهايي نظير؛ تسريع در انجام مذاکرات قراردادي و انعقاد قرارداد با سرمايه گذار آب شيرين کن، پيگيري و صدور مجوز کمسيون ماده 23 طرح و پيش بيني منابع مالي مورد نياز هستيم.